## О ходе реализации подпрограммы "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" в 2005 г.

Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 1998 г. № 919 является государственным заказчиком подпрограммы “Военно-стратегические интересы России в Мировом океане” (далее - Подпрограмма) федеральной целевой программы “Мировой океан”.

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации предусматривается реализовать Подпрограмму в три этапа: 1998-2002, 2003-2007 и 2008-2012 годы. При этом на каждый этап поставлены соответствующие задачи.

На текущем этапе задачами Подпрограммы являются:

обеспечение возможности контроля и предотвращения конфликтных ситуаций, ликвидации вооруженных конфликтов в прилегающих к Российской Федерации акваториях;

совершенствование научно-производственной базы развития ВМФ, снижение доли расходов государственных ресурсов на чисто военные направления обеспечения интересов России в Мировом океане;

разработка и утверждение на федеральном уровне программ создания общегосударственных служб;

повышение экологической безопасности функционирования объектов ВМФ;

создание систем контроля деятельности морских объектов на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и на подходах к морской государственной границе Российской Федерации.

Исходя из объема выделенных средств, главнокомандующим ВМФ, задачи на 2005 год были уточнены:

1. Завершить строительство 2-й очереди комплексного поста наблюдения (КПН) Единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО) на мысе Железный Рог Краснодарского края;

2. Завершить реконструкцию звания Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Минобороны Росси (далее - ГНИНГИ МО) для размещения Единого центра данных океанографических и гидрографических исследований Мирового океана, фонда электронных морских навигационных карт (далее - ЕЦОГИ). Ввести в эксплуатацию внешние и внутренние слаботочные сети связи. Начать технологическое оборудование ЕЦОГИ;

3. Продолжить работу по привлечению к участию в Подпрограмме внебюджетных средств и средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Подпрограммы были утверждены Главнокомандующим ВМФ 24 декабря 2004 г. и представлены в Минэкономразвития России (№ 740/7/36 от 22 января 2005 г.).

2. Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы в 2005 году

В рамках Подпрограммы с 2003 года и по настоящее время продолжается реализация двух инвестиционных проектов.

Следует отметить, что главенствующее, системообразующее положение в системе мероприятий Подпрограммы занимает проект “Создание ЕГСОНПО”.

В рамках Подпрограммы в интересах создания ЕГСОНПО ведется строительство КПН на мысе Железный Рог, Краснодарский край. За период 2003-2005 годы на его строительство всего было затрачено 25,61 млн. рублей.

В 2005 году на строительство КПН было выделено и освоено 5,15 млн. рублей. Основным итогом работы является завершение строительства и сдача в эксплуатацию комплексного здания КПН общей площадью 1210 кв. м. Таким образом, непосредственное строительство КПН завершено, необходимо в последующем обеспечить поставку и монтаж технических средств наблюдения и связи.

Другим проектом Подпрограммы является создание ЕЦОГИ.

В рамках проекта в отчетном году было продолжено строительство абонентских пунктов информационно-вычислительных сетей защищенного доступа, общего пользования и оптических привязок ЕЦОГИ (Шифр объекта – 1/690-1). Всего на эти цели за весь период строительства было выделено 25, 34 млн. рублей, из них в 2005 году – 17,34 млн. рублей.

В результате в 2005 году осуществлены:

1. Поставка и монтаж оборудования каналообразования оптических привязок абонентских пунктов ЕЦОГИ, в том числе:

абонентского пункта защищенного доступа – мультиплексор SDH “Ротек Т-316 С4” – 2 к-та, первичный мультиплексор “Ротек Т-130” - 1 к-т.

абонентского пункта общего пользования – медиаконверторы “AT-MC-103XL” - 2 к-та, которые были установлены в ЕЦОГИ, а также на узле доступа Региональной объединенной компьютерной сети образования, науки и культуры Санкт-Петербурга (РОКСОН/Internet).

2. Поставка и монтаж оборудования абонентского пункта информационно-вычислительных сетей защищенного доступа (АП ИВС ЗД), включающего локально-вычислительную сеть (ЛВС) и структурированную кабельную систему (СКС).

Связь АП ИВС ЗД с 547 УС ЛенВМБ и с ГШ ВМФ (через узел доступа С-З филиала ОАО “Ростелеком”) осуществляется по ранее проложенной ВОЛС.

3. Поставка и монтаж оборудования абонентского пункта информационно-вычислительных сетей общего пользования (АП ИВС ОП), включающего ЛВС и СКС.

Таким образом, завершено строительство двух пусковых комплексов объекта в целом.

В дальнейшем планируется продолжение монтажных и пуско-наладочных работ, включающих работы по строительству информационно-вычислительных сетей обработки данных по результатам исследований Мирового океана:

океанографических данных;

обработки геофизических данных;

обработки сейсмо-гидрографических данных;

подготовки геопространственной информации;

специализированных баз данных;

комплекса приема и обработки спутниковой информации;

специального программного обеспечения информационно-вычислительных сетей обработки данных.

Проект “Создание ЕЦОГИ” является привлекательным и для частных инвесторов. В течении прошедшего года специалисты ГНИНГИ МО выполняли по заказу ОАО “Газпром” морские инженерные изыскания в Баренцевом и Балтийском морях. Результаты этих исследований продолжат пополнение информационного банка ЕЦОГИ.

На сегодняшний день в формирование данных будущего Центра уже вложено более 26,6 млн. рублей внебюджетных средств, из них в 2005 году – 16,6 млн. рублей.

Перечень выполненных (выполняемых) инвестиционных проектов, их финансирование в 2005 году в рамках реализации Подпрограммы

(в ценах 2005 года)

№№ п.п. | Наименование инвестиционных проектов, источники финансирования | Предусмотрено в отчетном году по Подпрограмме | Фактическое поступление средств за отчетный период | Фактически использовано средств за отчетный период | Срок ввода (завершения работ) по Подпрограмме, остаточная стоимость | Результаты реализации (выполненных работ) за отчетный период
1. | Создание ЕГСОНПО: | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 2012 год | Выделенные средства федерального бюджета освоены полностью
федеральный бюджет | 5,15 | 5,15 | 5,15
бюджет субъектов федерации | - | - | -
внебюджетные средства | - | - | -
2. | Создание ЕЦОГИ | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 2009 год | Выделенные средства федерального бюджета освоены полностью
федеральный бюджет | 29,75 | 29,75 | 29,75
бюджет субъектов федерации | - | - | -
внебюджетные средства | - | 16,6 | 16,6