## О ходе реализации подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" в 2008 г.

За 2008 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 199,13 млн. рублей – 99,96% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 179,71 млн. рублей, НИОКР – 19,42 млн. рублей.
Привлечено софинансирование за 2008 год из внебюджетных источников – 0,5 млн. рублей – 100% от запланированного.
Основные итоги реализации подпрограммы за 2008 год
По направлению «капитальные вложения»
Продолжено строительство снежно-ледовой ВПП с зимовочным комплексом на антарктической станции Прогресс - завершен монтаж здания электростанции с мастерской, в котором установлена часть оборудования, смонтирован фундамент на металлических опорах и металлокаркас служебно-жилого здания, выполнены работы по устройству нулевого цикла для резервуарного парка склада горюче-смазочных материалов.
По направлению НИОКР
Исследованы механизмы потепления в районе Антарктического полуострова и изучено влияние гелиогеофизических факторов на процессы в антарктической атмосфере. Создан банк данных об изотопном, газовом и биологическом составе озерного льда подледникового озера Восток, полученного из керна бурящейся к Востоку скважины, размере слагающих его кристаллов и ориентировке их главных осей. Показано, что в море Дюмон-Дюрвиля наиболее перспективными в отношении накопления углеводородов могут являться доледниковые отложения в шельфовой части бассейна.

### Данные о финансировании подпрограммы в 2008 году

млн.рублей (в ценах 2008 г.)

наименование программы, годы, госзаказчик, направления расходов | предусмотренные объемы финансирования в 2008 году по принятому расписанию, (в ценах года утверждения программ) | бюджетные назначения в 2008 году | данные Казначейства России | фактическое поступление средств (данные госзаказчика)
федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего | федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего
подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" Государственный заказчик: Росгидромет
капитальные вложения, в т.ч. | 179,78 |  |  | 179,78 | 179,7800 | 179,7075 | 179,71 |  |  | 179,71
бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 179,7800 | 179,7075 | 179,71 |  |  |
субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
НИОКР | 19,43 |  | 0,50 | 19,93 | 19,4260 | 19,4260 | 19,43 |  | 0,50 | 19,93
прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
общий объем финансирования | 199,21 |  | 0,50 | 199,71 | 199,2060 | 199,1335 | 199,13 |  | 0,50 | 199,63