## О ходе реализации подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" в 2009 г.

Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета составляет 124,43 млн. рублей, в том числе ГКВ – 39,60 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 39,60 млн. рублей), НИОКР – 19,43 млн. рублей, «прочие нужды» - 65,40 млн. рублей.
За 2009 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 124,43 млн. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе ГКВ – 39,60 млн. рублей (бюджетные инвестиции – 39,60 млн. рублей), НИОКР – 19,43 млн. рублей, «прочие нужды» - 65,40 млн. рублей.
Объем софинансирования в 2009 году, предусмотренный утвержденной программой, составляет за счет внебюджетных источников по направлениюНИОКР 0,55 млн. рублей.
Привлечено софинансирование за 2009 год из внебюджетных источников 0,55 млн. рублей – 100% от запланированного.
Основные итоги реализации подпрограммы за 2009 год
По направлению «капитальные вложения»:
Продолжено строительство зимовочного комплекса на антарктической станции Прогресс. В частности, в здании электростанции с мастерскими (ЗЭМ):
завершены работы по монтажу систем отопления, водоснабжения, пожаротушения здания;
закончена прокладка внутренних трубопроводов, их изоляция и монтаж гидравлических и противопожарных систем;
выполнены гидравлические испытания водных систем; произведен монтаж электросиловых щитов, окраска и маркировка систем управления электрооборудования; выполнены силовые испытания локальных электросетей;
проведена дополнительная теплоизоляция швов наружных панелей.
Здание электростанции с мастерскими введено во временную эксплуатацию, что позволило Российской антарктической экспедиции (РАЭ) перейти к проведению санно-гусеничных походов по безопасному маршруту со станции Прогресс на внутриконтинентальную станцию Восток.
По служебно-жилому зданию:
закончен монтаж ограждающих многослойных панелей стен, пола и кровли с установкой окон, дверей;
выполнена установка нащельников, облицовочных элементов и других монтажных накладок;
забетонированы перекрытия 2-го этажа здания;
продолжается установка перегородок в помещениях 1-го и 2-го этажей;
ведутся электромонтажные работы и прокладка системы водоснабжения.
По складу горюче-смазочных материалов:
смонтированы 4 емкости объемом 75 куб. м каждая для хранения дизельного и авиационного топлива;
выполнена обвязка емкостей трубопроводами для закачки и отбора топлива;
смонтированы системы контроля и управления топливного оборота;
проведены гидравлические испытания смонтированных систем.
По направлению НИОКР
1. Создан, оттестирован и включен в пользовательский интерфейс базы данных Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета комплекс программ для анализа периодической и долговременной изменчивости термобарических полей в южном полярном регионе. Даны оценки вклада солнечных и галактических космических лучей и солнечной активности в изменчивость полярного озона. Разработан метод мониторинга ледяного покрова Южного океана на основе данных пассивного микроволнового зондирования. Создан макет «Справочника по климату Антарктики». Оценены параметры изменчивости толщины припайного льда, заснеженности припая и длительности периода нарастания-стаивания припая за многолетний период в районе станций Русская, Ленинградская (по архивным данным) и Прогресс.
2. Выполнено научно-техническое сопровождение работ по испытанию экспериментального образца термобурового снаряда ТБПО-132 для проникновения в оз. Восток в глубокой скважине 5Г. Составлены рекомендации по завершению бурения скважины 5Г. Разработан и апробирован метод абсолютного датирования ледяных кернов. Сформирован банк данных, характеризующих изменения основных составляющих баланса массы антарктического ледникового покрова и их вклад в колебания уровня Мирового океана за последние 10 лет. Создан макет коллективной монографии по последним гляциологическим исследованиям Антарктики, включая исследование подледникового озера Восток.
3. Разработаны модели земной коры и палеотектонические реконструкции, отражающие строение, геодинамику и историю развития антарктической литосферы. Сформирована модель осадочного чехла континентальной окраины Восточной Антарктиды. Созданы модели последовательности и цикличности изменений природной среды Антарктики и развития антарктического оледенения за последние 40-50 млн. лет.
4. Выполнен анализ данных по биопродуктивности антарктических вод в основных районах промысла Атлантической части Антарктики (о. Южная Георгия, Южные Оркнейские, Южные Шетландские острова) за последние 30 лет и продолжено создание информационно-поисковых систем и банков данных по бентосу, рыбам и птицам Антарктики.
Дана оценка численности и продукции массовых видов планктона антарктических вод. Исследованы загрязненность почв и особенности микрофлоры в районах научных станций. Создан макет иллюстрированного каталога антарктических моллюсков. Разработана модель трофических цепей пелагиали антарктических вод. Определены особенности распределения скоплений криля и рыб и дана оценка их допустимого улова. Подготовлена монография по онтогенезу антарктических рыб.
5. Подготовлены и размещены в Интернете четыре выпуска ежеквартального бюллетеня «Состояние природной среды Антарктики» на русском и английском языках. Проведено пополнение банка спутниковых данных по морскому ледяному покрову Антарктики на основе информации с микроволнового скаттерометра SeaWinds ИСЗ QuikSCAT.
Построены радиолокационные карты границ распространения морского льда в Антарктике за 2009 г. Подготовлены и проанализированы спутниковые данные по изменчивости площади морского льда Антарктики по всем сезонам 2009 г.
По направлению «прочие нужды»
Для оснащения российских антарктических станций приобретены:
транспортная техника, походные топливные емкости и служебно-жилые кунги на лыжах для внутриконтинентальных походов, дизель-генераторы для обновления энергетического оборудования станций, медицинское оборудование, средства спутниковой связи для антарктических станций;
автоматическая метеорологическая станция для установки на сезонной базе Дружная-4, цифровой комплекс приема информации ИСЗ типа «Бриз», автоматический океанологический зонд, металлорежущие станки, первая очередь оборудования для приема телевизионных передач и высокоскоростной передачи данных для внутриконтинентальной станции Восток;
инсенератор контейнерного типа для станции Прогресс; ветроэнергетическая установка для автономного питания автоматических станций для полевой базы Русская.
В 2009 году на российских антарктических станциях и полевых базах введено в эксплуатацию 17 единиц техники и оборудования.

наименование программы, годы, госзаказчик, направления расходов | предусмотренные объемы финансирования в 2009 году по принятому расписанию, (в ценах года утверждения программ) | бюджетные назначения в 2009 году | Казначейство России | фактическое поступление средств (данные госзаказчика)
федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего (гр.3+гр.4+ гр.5) | федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего (гр.9+гр.10+гр.11)
подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" Государственный заказчик: Росгидромет
капитальные вложения | 39,60 |  |  | 39,60 | 39,6000 | 39,60 | 39,60 |  |  | 39,60
бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 39,6000 | 39,60 | 39,60 |  |  |
субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
НИОКР | 19,43 |  | 0,55 | 19,98 | 19,4260 | 19,43 | 19,43 |  | 0,55 | 19,98
прочие нужды | 65,40 |  |  | 65,40 | 65,4000 | 65,40 | 65,40 |  |  | 65,40
общий объем финансирования | 124,43 |  | 0,55 | 124,98 | 124,4260 | 124,43 | 124,43 |  | 0,55 | 124,98