## О ходе реализации подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" в 2010 г.

Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 347,05 млн. рублей, в том числе «капитальные вложения» (бюджетные инвестиции) – 287,55 млн. рублей, НИОКР – 30,50 млн. рублей, «прочие нужды» - 29,00 млн. рублей.
За 2010 год суммарные кассовые расходы государственного заказчика из федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 347,05 млн. рублей – 100% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлению «капитальные вложения»– 287,55 млн. рублей, НИОКР – 30,50 млн. рублей, «прочие нужды» - 29,00 млн. рублей.
Объем софинансирования в 2010 году, предусмотренный утвержденной подпрограммой из внебюджетных источников, составляет 0,55 млн. рублей, софинансирование за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не предусмотрено.
Привлечено софинансирование за 2010 год из внебюджетных источников в объеме 0,55 млн. рублей – 100% от запланированного.
Основные итоги реализации подпрограммы за 2010 год
По направлению «капитальные вложения»
Продолжено строительство служебно-жилого здания (СЖЗ) на антарктической станции Прогресс:
закончен монтаж внутренних перегородок и формирование внешних контуров служебных и жилых помещений, ведутся отделочные работы;
выполнены на 60% электромонтажные работы;
ведется устройство системы водоснабжения и канализации, установка санитарных приборов и оборудования, оборудован пищеблок;
выполнены работы по гидроизоляции кровли и герметизации стыков наружных панелей здания;
изготовлено и смонтировано металлическое ограждение крыши здания;
смонтированы лестницы внутри здания;
выполнены работы по монтажу пожарно-сигнальной системы;
приобретено оборудование для создания системы радиообеспечения и связи;
в здании электростанции с мастерской (ЗЭМ) закончен монтаж системы вентиляции;
приобретены 2 дизель-агрегата Д160/0,4 КС31 с системами утилизации тепла;
ведется монтаж и подключение электромеханического оборудования;
приобретен блок системы обратного осмоса для опреснения воды и технологическое оборудование блока канализационных очистных сооружений;
завершены работы по прокладке магистрального трубопровода от водозабора до здания ЗЭМ и СЖЗ;
выполнены работы по прокладке системы трубопроводов канализационных стоков от СЖЗ до помещения очистных сооружений здания ЗЭМ и сброса очищенного стока из помещения очистных сооружений здания ЗЭМ до берега моря;
выполнены работы по строительству эстакады и прокладке топливопровода со склада ГСМ до здания ЗЭМ.
Приобретен гусеничный снегоход «Кассборер PB 300 Polarraquo;, оборудованный универсальным 4-х лопастным ножом, механическим рыхлителем и роторным снегоочистителем для строительства снежно-ледовой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Проводятся испытания обновленной технологии строительства ВПП.
По направлению НИОКР
Выполнены оценки трендов климатических параметров Южной полярной области за период инструментальных наблюдений. Подготовлен вероятностный прогноз изменений климата Антарктического полуострова в XXI веке на основе результатов расчетов по глобальным климатическим моделям. Оценены особенности стока антарктических шельфовых вод в летний период на шельфе и материковом склоне моря Содружества и их влияние на формирование донных вод Южного океана по данным съемок РАЭ 2004-2007 годов.
Разработан метод мониторинга движения айсбергов и крупных ледяных полей в районах шельфовых ледников с учетом схем поверхностных течений. Дана оценка вклада различных составляющих в колебания уровня Южного океана и его морей. Сформирована база данных по озону и радиационно и фотохимически активным газам по измерениям на российских и иностранных станциях.
Выполнено научно-техническое сопровождение буровых работ в скважине 5Г-2, в результате которых получен новый керн озерного льда до глубины 3650 м в подледниковом озере Восток. По этому керну выполнен отбор проб для изотопного и газового анализов и проведены непрерывные исследования строения озерного льда. Проведены испытания элементов новой модернизированной системы управления процессом бурения и проникновения в подледниковый водоем (модуль сбора и анализа данных МСД-А).
Разработана технология стерильной доставки измерительного зонда в водную толщу подледникового озера Восток из глубокой скважины 5Г-2 на станции Восток с помощью специального транспортировочного снаряда, закрепленного на грузонесущем кабеле буровой лебедки. Снаряд позволяет доставлять предварительно стерилизованный измерительный модуль через скважинную жидкость (смесь керосина и фреона) и
100-метровый слой буферной кремнеорганической жидкости в столб озерной воды, поднятой в скважину на высоту порядка 10 м. Определены виды измерений, технологии и технические средства, которые будут использоваться для прямых исследований водной толщи озера при осуществлении первого проникновения в подледниковое озеро Восток.
Составлен комплект геофизических карт восточного осадочного бассейна моря Дюмон-Дюрвиля масштаба 1:2 500 000, который включает карту магнитного поля, карту поля силы тяжести, карту мощности осадочного чехла, карту глубины залегания фундамента, тектоническую карту. Созданы геологическая карта и тектоническая карта Земли Принцессы Елизаветы масштаба 1:2 500 000. Выполнена корреляция геологических событий в разобщенных тектонических провинциях Антарктики и поэтапная реконструкция истории становления ее земной коры. Создана тектоно-стратиграфическая схема развития этого региона на базе анализа и обобщения изотопно-геохронологических и изотопно-геохимических данных, полученных в течение всего периода отечественных и зарубежных исследований на антарктической суше.
Проведено изучение таксономического состава донных, криопелагических и ледовых биоценозов прибрежных экосистем бухты Нелла залива Прюдс на глубинах до 43 м по материалам водолазных гидробиологических исследований 52-й и 54-й РАЭ, включая анализ видового состава биоты в прибрежной экосистеме морских льдов. На станции Беллинсгаузен впервые проведено изучение протозоопланктона и таксономической структуры зоопланктона, в которой выявлено 45 видов и форм из 10 таксономических групп одноклеточных животных.
Выполнен анализ данных и проведена оценка регионального современного состояния биоресурсов (запаса) антарктических вод (криль, рыбы видов: щуковидная белокровка, антарктический и патагонский клыкачи). Это послужит основанием для разработки предложений по рациональному квотированию перечисленных видов на промысловые сезоны для АНТКОМа.
По направлению «прочие нужды»
В 2010 году для оснащения российских антарктических станций и баз за счет средств федерального бюджета приобретено следующее оборудование:
тягач «Полар», транспортер с топливными резервуарами, сани походные для внутриконтинентальных походов;
комплект спутникового оборудования для станции Восток;
пожарная сигнализация на станции Новолазаревская;
медицинское, хозяйственно-бытовое, радио- и навигационное оборудование;
аппаратно-программный комплекс «Бриз» для станции Новолазаревская;
дизель-энергетические агрегаты для плановой замены.
Оборудование доставлено на российские антарктические станции на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров».

№ пп | направления расходов | предусмотренные объемы финансирования в 2010 году по принятому расписанию, (в ценах года утверждения программ) | бюджетные назначения в 2010 году | данные Казначейства России | фактическое поступление средств (данные госзаказчика)
федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего (гр.3+гр.4+ гр.5) | федеральный бюджет | бюджет субъектов Российской Федерации | внебюджетные источники | Всего (гр.9+гр.10+гр.11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" Государственный заказчик: Росгидромет
| капитальные вложения, в т.ч. | 287,55 |  |  | 287,55 | 287,5500 | 287,5500 | 287,55 |  |  | 287,55
| бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 287,5500 | 287,5500 | 287,55 |  |  |
| субсидии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР | 30,50 |  | 0,55 | 31,05 | 30,5000 | 30,5000 | 30,50 |  | 0,55 | 31,05
| прочие нужды | 29,00 |  |  | 29,00 | 29,0000 | 29,0000 | 29,00 |  |  | 29
| общий объем финансирования | 347,05 |  | 0,55 | 347,60 | 347,0500 | 347,0500 | 347,05 |  | 0,55 | 347,6