## О ходе реализации подпрограммы "Шельф" 2004 г.

Основными целями подпрограммы "Шельф" являются:

- обеспечение возможности создания отечественной промышленностью конкурентоспособных технических средств добычи углеводородов на морском шельфе;

- увеличение доли участия отечественных предприятий в создании проектов и производстве оборудования промышленных установок по добыче углеводородов на шельфе России;

- уменьшение оттока из России конвертируемой валюты за счет сокращения закупок зарубежной техники для технического перевооружения предприятий и создания средств добычи углеводородов на шельфе;

- увеличение числа рабочих мест на предприятиях отечественной промышленности за счет расширения производств по строительству морских буровых платформ.

Достижение указанных целей потребует решения задач по двум важнейшим направлениям:

- по совершенствованию самих технических средств и комплексов, используемых при освоении и эксплуатации месторождений на шельфе;

- по совершенствованию производственной базы российских предприятий, производящих указанные выше средства освоения шельфа.

На решение этих задач направлены все программные мероприятия подпрограммы по следующим основным направления:

1. Создание научно-технического и проектного задела для производства конкурентоспособных технических средств добычи углеводородов.

2. Разработка проектов технического перевооружения предприятий для производства технических средств добычи углеводородов.

3. Реконструкция производств и технологических комплексов предприятий, потенциальных разработчиков и изготовителей технических средств углеводородов.

4. Техническое перевооружение предприятий и строительство первоочередных объектов. Работы по 1 и 3 направлениям предусмотрено финансировать из средств государственного бюджета, по 2 и 4 направлениям - из внебюджетных источников.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за счет внедрения новых технологий и технологического оборудования, развития отечественных предприятий повысить эффективность проектирования и строительства технических средств для добычи углеводородов морского шельфа до уровня, при котором строительство объектов на этих предприятиях станет возможным и конкурентоспособным на мировом рынке. В частности, намечено развитие корпусообрабатывающего производства на ФГУП "ПО "Севмаш", которое обеспечит использование в постройке буровых платформ стальных крупногабаритных листов (4,5м х 24м), сокращение трудоемкости обработки металлоконструкций на 10 %, снижение себестоимости продукции до 25 %.

С учетом ряда других мероприятий прогнозируется сокращение трудоемкости постройки морской ледостойкой платформы этим заводом на 10-15 % по сравнению с существующими возможностями. На предприятии ФГУП "Звездочка" предусмотрена реконструкция гидро- технических сооружений и эллингов, которая обеспечит строительство модулей платформ большой массы, что позволит снизить трудоемкость и продолжительность формирования корпусов платформ из крупногабаритных блоков на 15 % и более.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по освоению капитальных вложений предприятиями судостроительной промышленности:

1. Реконструкция на ФГУП ПО "Севмаш" корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного, стапельного цехов, спускового сооружения, комплекса обеспечивающих производств с организацией поточно-механизированных линий по серийному выпуску конструкций платформ для платформ Арктики.

2. Оснащение производственных участков, цехов и испытательных комплексов ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова новым технологическим оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании морских сооружений для добычи углеводородов.

3. Реконструкция на ФГУП "МП "Звездочка" гидротехнических сооружений, эллингов, дооборудование достроечной набережной под строительство модулей платформ для Арктики.

4. Оснащение производственных участков, цехов и испытательных комплексов ФГУП ЦНИИ ТС новым технологическим оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании морских сооружений для добычи углеводородов.

5. Реконструкция и техническое перевооружение основных цехов ФГУП "СПО "Арктика" для организации производства технических средств в обеспечение строительства морских нефтегазодобывающих платформ всех типов.

В 2004 г. осуществлено техническое перевооружение корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных цехов и спусковых сооружений ФГУП "ПО Севмаш" (объем бюджетного финансирования 7,5 млн.руб.).

Были выполнены следующие работы:

- получено сводное заключение Главгосэкспертизы России по технико-экономическому обоснованию;

- приобретено устройство для механической и обработки торцов труб из всех марок материалов с технологическими припусками;

- приобретено устройство С-300 для ввода-вывода управляющих программ станков с ЧПУ;

- приобретена установка нагрева воздуха "Гарант"-15 ПНПВ с повышенной надежностью против взрыва;

- изготовлены кантователи для сборки, сварки и кантовки полотнищ корпусных секций.

За счет финансовых средств в объеме 2,0 млн.руб. осуществлено оснащение испытательных комплексов ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова для отработки конструктивно-технологических решений при создании технологических средств добычи углеводородов с выполнением следующих работ:

Проведены работы по модернизации глубоководной части мореходного опытового бассейна, в том числе:

Проведены работы по техническому перевооружению и модернизации оборудования ледового и мелководного опытовых бассейнов, в том числе:

- модернизация системы автоматизированного управления движением буксировочной тележки на базе современного управляющего измерительно-вычислительного комплекса;

- выполнена автоматизация систем управления холодильного комплекса ледового бассейна

Проведены работы по модернизации глубоководной части мореходного опытового бассейна, в том числе:

- по первому этапу модернизации тиристорного управления электроприводом буксировочной тележки глубоководной части бассейна;

- начаты работы по нивелировке рельсового пути на глубоководной части бассейна;

- начаты работы по компьютерному управлению движением буксировочной тележки.

- изготовлены приборы управления движением буксировочной тележки и вращением гребных винтов самоходных моделей судов;

- изготовлены и внедрены в промышленный компьютор платы для выработки сигналов для автоматического управления движением буксировочной тележки.

Выполнены работы по установке закупленных устройств и технологического оборудования.

Выделенные ФГУП "ЦНИИ ТС" финансовые средства в объеме 0,49 млн.руб. были израсходованы на оснащение лабораторий корпусных, сварочных работ, сборки и монтажа следующим оборудованием:

- инверторный источник питания;

- комплектующие для системы управления;

- электроприводы типа НС МFS системы управления в комплекте с соединительными кабелями и разъемами.

Введены основные средства на сумму 490,0 тыс.руб.

Начата работа в рамках ФЦП "Мировой океан" по реконструкции и техническому перевооружению основных цехов ФГУП "СПО "Арктика" для организации производства технических средств в обеспечение строительства нефтегазодобываюших платформ всех типов. Было выделено бюджетное финансирование в объеме 3,51 млн.руб. на выполнение по изготовлению электротехнического оборудования нового поколения, его монтажу, регулировке и наладке, с прокладкой кабельных трасс непосредственно на нефтегазодобывающих платформах. Освоено предприятием 3,51 млн.руб. и выполнены следующие работы:

- проведена вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено сводное заключение Главгосэкспертизы России;

- выполнены частично строительно-монтажные работы по реконструкции электромеханического цеха: произведена обшивка наружной стены основного корпуса, заменено светоаэрационного освещения, выполнены работы по замене покрытия пола и устройству вентиляции, возведены дополнительные перегородки и двери;

-приобретено и сдано в монтаж оборудование для электромеханического производства - станки настольно-сверлильные, пресс кривошипный, комплектующие для автоматизированных рабочих мест, мегомметр, принтер термотрансферный.

В 2004 г. ФГУП "МП "Звездочка" было выделено 4,0 млн.руб для разработки проектно-сметной документации по "Реконструкции на ФГУП "МП "Звездочка" гидротехнических сооружений, эллингов, дооборудованию достроечной набережной под строительство модулей платформ для Арктики". Разработано технико-экономическое обоснование, которое предусматривает:

- годовой объем производственных модулей и конструкций для нефтегазового производства до 9300 тонн;

- строительство и отправку неплавающих модулей и конструкций весом до 6000 тонн;

- отгрузку через мелководную набережную.

Технико-экономическое обоснование прошло вневедомственную экспертизу и получено сводное заключение Главгосэкспертизы России с рекомендацией к внедрению.

### Информация о результатах реализации подпрограммы "Шельф" в 2004 году

Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации федеральной целевой программы, подпрограммы в 2004 году
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации при принятии программы, подпрограммы | Фактически достигнутые целевые индикаторы и показатели | Оценка полученных результатов

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 г. № 623

Определены подпрограммой
Целевые индикаторы и показатели:
Организация производства конкурентоспособных технических средств добычи углеводородов на основе сохранения и приоритетного развития научного и производственного потенциала предприятий судостроительной промышленности.
Реконструкция и техническое перевооружение судостроительных производств, стапельных, спусковых и гидротехнических сооружений, обеспечивающих строительство отечественных морских нефтегазодобывающих платформ различных типов.
Реконструкция производств и технологических комплексов предприятий-потенциальных разработчиков и изготовителей технических средств добычи углеводородов

Подпрограммой определено:
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность производства на предприятиях судостроительной промышленности технических средств добычи углеводородов до уровня, при котором они станут конкурентоспособными на мировом рынке, в основном это будет достигнуто за счет технического перевооружения и развития предприятий внедрения новых технологий и техническому оборудования. Для успешного решения задач по техническому перевооружению предусмотрены разработка и организация производства новых средств технологического оснащения, что приведет к дополнительному увеличению числа рабочих мест в промышленности и снизит потребности в импорте аналогичного оборудования.

Реконструкция на ФГУП ПО "Севмаш" корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного, стапельного цехов, спускового сооружения, комплекса обеспечивающих производств с организацией поточно-механизированных линий по серийному выпуску конструкций платформ для платформ Арктики.
Ввод мощностей

Получено сводное заключение Главгосэкспертизы России по технико-экономическому обоснованию;
- приобретено устройство для механической и обработки торцов труб из всех марок материалов с технологическими припусками;
- приобретено устройство С-300 для ввода-вывода управляющих программ станков с ЧПУ;
- приобретена установка нагрева воздуха "Гарант"-15 ПНПВ с повышенной надежностью против взрыва;
- изготовлены кантователи для сборки, сварки и кантовки полотнищ корпусных секций
Введены мощности на 159,4 млн.руб.

Оснащение производственных участков, цехов и испытательных комплексов ФГУП ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова новым технологическим оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании морских сооружений для добычи углеводородов.
Ввод мощностей

Проведены работы по модернизации глубоководной части мореходного опытового бассейна, перевооружению и модернизации оборудования ледового и мелководного бассейнов, в том числе:
- модернизация системы автоматизированного управления движением буксировочной тележки на базе современного управляющего измерительно-вычислительного комплекса;
- выполнена автоматизация систем управления холодильного комплекса ледового бассейна
Проведены работы по модернизации глубоководной части мореходного опытового бассейна, в том числе:
- по первому этапу модернизации тиристорного управления электроприводом буксировочной тележки глубоководной части бассейна;
- начаты работы по нивелировке рельсового пути на глубоководной части бассейна;
- начаты работы по компьютерному управлению движением буксировочной тележки.
Закуплены устройства и технологическое оборудование, выполнены работы по их установке
Введены основные фонды на 19,5 млн.руб.

Реконструкция на ФГУП "МП "Звездочка" гидротехнических сооружений, эллингов, дооборудование достроечной набережной под строительство модулей платформ для Арктики.
Ввод мощностей

Разработано технико-экономическое обоснование, которое предусматривает:
- годовой объем производственных модулей и конструкций для нефтегазового производства до 9300 тонн;
- строительство и отправку неплавающих модулей и конструкций весом до 6000 тонн;
- отгрузку через мелководную набережную.
Технико-экономическое обоснование прошло вневедомственную экспертизу и получено сводное заключение Главгосэкспертизы России с рекомендацией к внедрению.
Ввод мощностей в 2007 г.

Реконструкция и техническое перевооружение основных цехов ФГУП "СПО "Арктика" для организации производства технических средств в обеспечение строительства морских нефтегазо-добывающих платформ всех типов.
Ввод мощностей

Проведена вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации и получено сводное заключение Главгосэкспертизы России;
- выполнены частично строительно-монтажные работы по реконструкции электромеханического цеха: произведена обшивка наружной стены основного корпуса, заменено светоаэрационного освещения, выполнены по замене покрытия пола и устройству вентиляции, возведены дополнительные перегородки и двери;
-приобретено и сдано в монтаж оборудование для электромеханического производства - станки настольно-сверлильные, пресс кривошипный, комплектующие для автоматизированных рабочих мест, мегомметр, принтер термотрансферный.
Ввод мощностей в 2005г.

Оснащение производственных участков, цехов и испытательных комплексов ФГУП ЦНИИ ТС новым технологическим оборудованием для отработки конструктивно-технологических решений при создании морских сооружений для добычи углеводородов.
Ввод мощностей

Проведены следующие работы:
- обеспечено оснащение лабораторий корпусных, сварочных работ, сборки и монтажа следующим оборудованием:
- инверторный источник питания;
- комплектующие для системы управления;
- электроприводы типа НС МFS системы управления в комплекте с соединительными кабелями и разъемами.
Ведены основные средства на сумму 490,0 тыс.руб.

### Перечень объектов незавершенного строительства, создание которых предусматривалось подпрограммой "Шельф"

## (в ценах 2004 года)

Наимено-
вание объекта, юриди-
ческий
адрес,
министерство
(ведомство)

Срок ввода объекта в дейст-
вие

Сметная стоимость
объекта
по проектно -
сметной
докумен-
тации
(млн. руб.) (ц.1991
---------- ц.2004г.)

Выполнено
на 01.01. 2005 г.
(млн. руб.)

Остаток
сметной
стоимости
строитель-
ства на 01.01.2005 г.
(млн.руб.) (ц.1991г.
---------- ц.2004г.)

Форма
собствен-
ности
(указать
также
долю
государст-
венной
собствен-
ности)

Про-
цент техни-
ческой готов-
ности строи-
тельства

За счет
всех
источ-
ников

За счет
государ-
ственных
капиталь-
ных
вложений

Федеральное агентство по промышленности |  |  |  |  |  |  |
ФГУП "ПО "Севмаш" г. Северодвинск, Архангельская обл. | 2012 г. | 3,06 ------ 89,66 | 16,5 | 16,5 | 2,5 ------ 73,16 | федеральная | 18,4
ФГУП "МП "Звездочка" г. Северодвинск, Архангельская обл. | 2011 г. | 0,14 ------ 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,26 ------ 35,92 | федеральная | 0,0
ФГУП "СПО "Арктика" г. Северодвинск, Архангельской обл. | 2005 г. | 0,205 ------ 6,0 | 3,51 | 3,51 | 0,08 ------ 2,49 | федеральная | 58,5
ФГУП "ЦНИИ ТС" г. Санкт-Петербург | 2012 г. | 0,15 ------ 4,4 | 1,39 | 1,39 | 0,1 ------ 3,01 | федеральная | 31,6
ФГУП "ЦНИИ им. академика А.Н. Крылова" г. Санкт-Петербург | 2012 г. | 0,22 ------ 6,3 | 3,35 | 3,35 | 0,1 ------ 2,95 | федеральная | 53,2