## О ходе реализации подпрограммы "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" в 2004 г.

Главными целями и задачами подпрограммы являются:

обеспечение возможности контроля и предотвращения конфликтных ситуаций, ликвидации вооруженных конфликтов в прилегающих к Российской Федерации акваториях;

совершенствование научно-производственной базы развития ВМФ;

повышение экологической безопасности функционирования объектов ВМФ;

создание систем контроля деятельности морских объектов на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и на подходах к морской государственной границе Российской Федерации.

Исходя из анализа реально сложившейся обстановки в части реализации подпрограммы указанные цели и задачи на 2004 год были детализированы, а частности было намечено:

1. Завершение строительства 2-й очереди поста наблюдения Единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО);

2. Окончание реконструкции здания Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Минобороны Росси (далее - ГНИНГИ МО) для размещения Единого центра данных океанографических и гидрографических исследований Мирового океана, фонда электронных морских навигационных карт (далее - ЕЦОГИ);

3. Разработка, обоснование инвестиций и проектно-сметной документации для:

обустройства постов наблюдения ЕГСОНПО на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне и на подходах к морской государственной границе Российской Федерации;

пункта совместного базирования морских сил на Черном море;

специализированного лабораторно-технического комплекса по созданию многофункциональных биотехнических систем и др.;

4. Обеспечить научные исследования в области:

оценки эффективности и обоснования новых методов защиты национальных интересов России в Мировом океане;

создания федеральной системы спасения на море;

программного обеспечения функционирования ЕЦОГИ;

перспективных методов океанографических исследований Мирового океана; многофункциональных биотехнических систем; формирования единого информационного пространства по оценке надводной и подводной обстановки в Мировом океане;

5. Проведение комплексных мероприятий, направленных на привлечение к реализации Подпрограммы финансовых средств из внебюджетных источников.

Федеральным бюджетом для реализации в 2004 г. мероприятий Подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в сумме 29,25 млн.рублей для реализации инвестиционных проектов.

### Перечень объектов незавершенного строительства по Подпрограмме

Наимено-
вание объекта, юриди-
ческий
адрес,
министерство
(ведомство)

Срок ввода объекта в дейст-
вие

Сметная стоимость
объекта
по проектно -
сметной
докумен-
тации
(млн. руб.)

Выполнено
на 01.01. 2005 г.
(млн. руб.)

Остаток
сметной
стоимости
строитель-
ства на 01.01.2005 г.
(млн.руб.)

Форма
собствен-
ности
(указать
также
долю
государст-
венной
собствен-
ности)

Про-
цент техни-
ческой готов-
ности строи-
тельства

За счет
всех
источ-
ников

За счет
государ-
ственных
капиталь-
ных
вложений

Государст-
венный научно-
исследова-
тельский навигационно-
гидрогра
фический институт
Минобороны
России Кожевенная линия, 41 Васильевский остров г.Санкт-Петербург, 199106

2007

164,70

27,70

27,70

137,00

Государст-
венная 100%

29,2%

Пост наблюде- ния за обстановкой на море Минобороны России Мыс железный Рог, г. Новороссийск, Краснодарский край | 2006 | 61,83 | 21,33 | 21,33 | 40,50 | Государст- венная 100% | 65,4%

### Объем затрат на реализацию Подпрограммы в 2004 году,
государственный заказчик Минобороны России,
этап реализации 2003-2007 годы

### (млн.руб. в ценах 2004 г.)

Наименование расходов и источников финансирования | Финансовые затраты, предусмотренные Подпрограммой | финансирование мероприятий и работ в 2004 году
На весь этап реализации | На 2004 год | Предусмотрено федеральным бюджетом (средства бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников) в 2004 году | Фактическое поступление средств | Выполнено (%) - (графа 5 : графу 4) х 100
Капитальные вложения, всего | 3 285,73 | 34,06 | 29,25 | 29,25 | 100%
в т.ч. федеральный бюджет | 3 285,73 | 34,06 | 29,25 | 29,25 | 100%
бюджет субъектов Федерации | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | - | -
НИОКР, всего | 199,33 | - | - | - | -
в т.ч. федеральный бюджет | 199,33 | - | - | - | -
бюджет субъектов Федерации | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | 6,56 |
Прочие нужды, всего | 570,21 | - | - | - | 0%
в т.ч. федеральный бюджет | 570,21 | - | - | - | -
бюджет субъектов Федерации | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | - | -
Итого по программе | 4 055,27 | 34,06 | 29,25 | 29,25 | 100%
в т.ч. федеральный бюджет | 4 055,28 | 34,06 | 29,25 | 29,25 | 100%
бюджет субъектов Федерации | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | 06,56 | < 100%

### Информация о реализации Подпрограммы в 2004 году

Вопрос | Сведения по заданному вопросу | Примечание
Количество проведенных торгов (конкурсов) | Не проводились |
Экономия расходов бюджетных средств от проведения торгов, млн. рублей | Нет |
Информация о рассмотрении хода реализации программы на заседаниях коллегии министерства (ведомства), совещаниях у руководителя программы (с приложением принятых решений) | 4 декабря 2004 г. ход реализации Подпрограммы рассмотрен Министром обороны Российской Федерации. Результаты анализа мероприятий Подпрограммы и предложения по совершенствованию организации работы направлены в Аппарат Правительства Российской Федерации (№740/7/846 от 4 декабря 2004 г.) | Копии решения Министра обороны Российской Федерации и доклада в Аппарат Правительства Российской Федерации прилагаются
Информация о проверках контролирующими органами деятельности госзаказчика по реализации федеральной целевой программы (с приложением актов) | В течении июня 2004 года проводилась ревизия мероприятий Подпрограммы ведущим инспектором Счетной палаты Российской Федерации | Копия акта направлена в Минэкономразвития России, исх. № 740/7/447 от 21 июля 2004 г.
Информация о представлении отчетности о реализации федеральной целевой программы (в случае несвоевременного представления отчетности указать причины) | Все отчетные документы в течении года были представлены в установленные сроки |
Наличие собственного сайта по федеральной целевой программе (адрес в Интернете) | Сведения о Подпрограмме публикуются на сайте федеральной целевой программы "Мировой океан" |