Министерство транспорта Московской области

| Главная Программы и инвестиции Программы федеральные и межрегиональные |

| Основное меню

1. | Новости

2. | Министерство

3. | Пресс-служба

4. | Нормативные правовые документы Министерства

5. | Мониторинг

6. | Тарифы

7. | Программы и инвестиции

| 7.1. | Программы федеральные и межрегиональные
| 7.2. | Программы Московской области
| 7.3. | Инвестиционные проекты
| 7.4. | Сотрудничество Московской области и Москвы в сфере транспорта

8. | Обсуждение работы транспортного комплекса московского региона

9. | Государственный заказ

10. | Научно-исследовательские работы и инновационные проекты

11. | Направление деятельности

12. | Обращения граждан

13. | Обеспечение безопасности населения

14. | Информация для перевозчиков и уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области

15. | Вакансии

16. | Контакты

17. | Перевозки пассажиров и багажа легковым такси

18. | «Горячая линия»

| Поиск

Укажите слово для поиска:

7.1. Программы федеральные и межрегиональные

раздел “7.1. Программы федеральные и межрегиональные”

УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта Московской области

_________________А.Г. Воробьев

«____» _____________ 2012г

План мероприятий («дорожная карта»)

участия в исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 № 981 «Правила предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов»

1. Общее описание «дорожной карты»

Данным постановлением предусматривается предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации, связанных с осуществлением мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим свою деятельность на территории субъектов Российской Федерации, в целях обновления подвижного состава автобусами, работающими на газомоторном топливе, трамваями и троллейбусами, произведенными на территории государств-участников Единого экономического пространства.

Ожидаемый положительный эффект от реализации «дорожной карты»: обновление подвижного состава, улучшение состояния окружающей среды.

Срок реализации «дорожной карты» в целом: 2012-2013гг.

Наименование контрольного показателя | Объем финансирования
Приобретение подвижного состава (автобусов -29 единиц) | Бюджет Российской Федерации (30%) - 73 млн.руб. Бюджет Московской области (20%)- 49 млн.руб. Внебюджетные средства (50%) – 122 тыс.руб.

2. План мероприятий

№ п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители (соисполнители)
I. Организационные мероприятия
1. | Назначение ответственных лиц за реализацию постановления | Закрепление резолюцией | - | Финансово-экономическое управление, ГУП МО «Мострансавто»
2. | Анализ состояния парка подвижного состава и существующей инфраструктуры | Презентация | - | Управление пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта, Финансово-экономическое управление, ГУП МО «Мострансавто»
II Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта
1. | Подготовка нормативного правового акта Правительства Московской области регламентирую-щего выделение средств бюджета Московской области на софинансиро-вание мероприятий по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе | Наличие в Законе Московской области «О бюджете Московской области на 2012 год» расходного обязательства о предоставлении субсидии на мероприятия по обновлению подвижного состава | до 30.10.2012 | Финансово-экономическое управление, Министерство финансов Московской области
2. | Внесение соответствую-щих изменений в долгосрочные целевые программы | Внесение изменений в долгосрочную целевую программу «Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления Московской области» в части утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств | до 01.07.2013 | Финансово-экономическое управление, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
III Реализация проекта
1 | Подготовка заявки Московской области на участие в реализации проекта | Направление заявки в Министерство транспорта Российской Федерации | до 15.10.2012 | Финансово-экономическое управление
2. | Взаимодействие c Министерством транспорта Российской Федерации в части реализации проекта |  | весь период реализации проекта | Финансово-экономическое управление
3. | Заключение Соглашения между Правительством Московской области и Министерством транспорта Российской Федерации | Соглашение | до 01.11.2012 | Финансово-экономическое управление, Правовое управление
4. | Процедура размещения заказа | Подписание договора на поставку автобусов, работающих на газомоторном топливе | до 15.11.2012 | ГУП МО «Мострансавто», Управление пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта, Финансово-экономическое управление
5. | Исполнение договора поставки |  | до 01.07.2013 | ГУП МО «Мострансавто», Управление пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта
IV Обеспечение контроля
1. | Контроль выполнения Соглашения | Целевое использование финансовых и натуральных показателей проекта | - | Финансово-экономическое управление
2. | Подготовка промежуточных отчетов и итогового отчета об участии в проекте | Отчеты | в сроки, установлен-ные Соглаше-нием с Министерст-вом транспорта РФ | Финансово-экономическое управление, ГУП МО «Мострансавто»
3. | Контроль исполнения договора поставки | Соблюдение графика поставки и технических характеристик | ежеквартально, в период действия договора поставки | Управление пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта, Финансово-экономическое управление

# Дорожная карта по подвижному составу

© Copyright 2005–2014 Министерство транспорта Московской области support@moinform.ru |  | Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.